MG电子

招标通告

您现在的位置: 首页 / 通告信息 / 招标通告

蒲江县MG电子田园硅谷项目监理/标段 招标通告

宣布日期:2022年11月01日    浏览次数:3441

蒲江县MG电子田园硅谷项目监理/标段  

招标通告

1.招标条件

1.1本招标项目蒲江县MG电子田园硅谷项目监理/标段已由蒲江县生长和刷新局川投资备【2111-510131-17-01-943021FGQB-0239批准建设,项目业主为成都兴蒲墟落生长有限公司,建设资金来自国家投资-非政府投资,项目出资比例为100%,招标人为成都兴蒲墟落生长有限公司。项目已具备招标条件,现举行果真招标。

1.2本招标项目由蒲江县生长和刷新局批准(招标事项批准文号为川投资备【2111-510131-17-01-943021FGQB-0239)的招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标署理机构是四川成化工程项目治理有限公司。

2.项目概况与招标规模

2.1建设所在:蒲江县鹤山街道铁溪村。

2.2建设规模:项目区总面积约197亩,其中国有商业用地约23亩,园地、林地约174亩。项目拟使用国有商业用地建设包括旅馆、民宿、总部办公院落、特色餐饮配套等内容,总修建面积约18095.38平方米,主体修建接纳框架结构。

2.3招标规模:本项目招标规模内所有工程、包括但不限于设计、项目红线内及周边影响本项目实验的配套工程(含三网合一、有限电视及卫星电视系统、通讯通道施工)、本工程招标规模内的地基基础、深基坑及土石方工程、土建装置工程、装饰(含精装修)工程、总平及景观绿化工程、项目周边市政配套、修建智能化硬件及软件、太阳能光伏系统、一体化污水处置惩罚泵站、10KV外部配电工程、施工用水、施工用电、自来水、自然气等本项目涉及相关专业工程的从项现在期直至项目完工验收、移交、结算、审计、缺陷责任期满为止的所有现场监理事情(包括工程质量控制、进度控制、配合全历程造价控制单位举行投资控制,对条约、信息举行治理,对现场施工和建设相关方的关系协调,并推行建设工程清静生产治理法定职责),另外关于小区启齿所涉及到的红线外土建装置事情及凭证项目现实需要由招标人安排的其他领域内的项目监理事情。

2.4监理效劳期:880个日历天,自招标人发出最先事情通知之日起,至本条约监理项目2年缺陷责任期满之日止。

2.5标段划分:共一个标段。                                         

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人:

3.1.1须具有自力法人资格

3.1.2 须具有建设行政主管部分揭晓的衡宇修建工程监理丙级及以上资质的单位;;

3.1.3信誉要求:不保存投标人须知第1.4.3项划定的限制投标的情形;

3.1.4企业注册地不在四川省行政区域内的省外企业须提供在有用期内的四川省住房和城乡建设厅官网已果真的入川信息网页截图(如投标人为联合体,则联合体所有成员均应具有)。

3.1.5所有投标人应具有针对本标段的《成都会建设领域市场主体信用纪录(评价)网络挂号表》、《成都会建设领域从业职员信用纪录(评价)网络挂号表》;

3.1.6拟派项目总监理工程师具有天下注册监理工程师(专业:衡宇修建工程)执业证书,/(业绩要求),须为本单位职员(若为联合体投标,须为联合体牵头人职员)。

3.1.7财务要求:

无财务要求;

3.1.8业绩要求:

近年20190101至投标阻止时间,不少于3年)已完成或正在监理或新承接的项目共不少于1个类似工程业绩。

类似工程业绩是指:2019年01月01日至投标阻止时间,单项条约的工程建设费不少于15000万元或单项条约修建面积不少于15000平方米的公共修建工程监理业绩;

“公共修建”是指:供人们举行种种公共运动的修建。一样平常包括办公修建,商业修建,旅游修建,科教文卫修建,阛阓、旅馆、体育修建、机场、车站修建等提供公共效劳及举行种种公共运动的民用修建;

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 各投标人均可就上述1个标段投标,可中标的标段数目为1个。

3.4入围条件:房建监理投标人开标当日在“成都会修建市场信用信息治理系统”中被列入市场禁入名单的(联合体投标的,组成联合体的各投标人恣意一家被列入市场禁入名单的),在生意云平台勾选主体信用评价的专业种别与其投标使用的资质种别纷歧致的,一律不可成为及格投标人。

4.招标文件的获取

4.1凡有意加入投标者,请于20221102起,在成都会公共资源电子生意云平台(www.cdggzy.com)(以下简称“电子生意云平台”)免费下载招标资料(招标文件及相关资料),获得“拟投标项目回执”。

4.2招标人不提供邮购招标文件效劳。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的阻止时间(投标阻止时间,下同)为202211251030。招标人或其委托署理机构,以及已在投标阻止时间前按划定上传投标文件的投标人,均应在开标当日投标阻止时间前登录不晤面开标系统(网址:www.cdggzy.com),录入相关职员姓名、电话等基本信息。投标人未准时登录不晤面开标系统,错过开标解密时间的,由投标人自行肩负倒运效果。

5.2 投标人应在解密最先后30分钟内在线完成投标文件解密。投标文件未能在划准时间内乐成解密的,视为投标人未在划准时间内提交投标文件,由投标人自行肩负责任。不晤面开标项目不接受投标人现场递交光盘等形式的投标文件,不接受投标人现场解密投标文件。

6.宣布通告的前言

本次招标通告在天下公共资源生意平台(四川。⒊啥蓟峁沧试瓷庑Ю椭行摹⒊啥夹顺峭蹲始庞邢薰尽G电子(网址:www.ggzyjy.sc.gov.cnwww.cdggzy.comwww.cdxctz.comwww.cdtown.com.cn上宣布。

7.联系方法

人:成都兴蒲墟落生长有限公司

   址:成都高新区天长路111

人:袁女士

   话:028-65293121

   真:/

 

招标署理机构:四川成化工程项目治理有限公司

   址:成都会武侯区二环路南三段5号人南大厦B7

人:鲁先生

   话:028-85565894

   真:/

上一主题: 蒲江县MG电子田园硅谷项目设计-施工总承包/标段 招标通告

下一主题: 招标通告

【网站地图】【sitemap】