成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司14个建设项目治理效劳招标通告

成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司14个建设项目治理效劳招标通告

1.招标条件

1.1本招标项目成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司14个建设项目治理效劳,招标人为成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司 。项目已具备招标条件,现举行果真招标 。

1.2本招标项目的招标组织形式为委托招标 。招标人选择的招标署理机构是四川成化工程项目治理有限公司

2.项目概况与招标规模

2.1 项目所在:

本招标项目治理效劳所在划分位于:四川省自贡荣县铁厂镇、四川省资阳市安岳县金山寺村、四川省盐源县山门口村、重庆市彭水县鞍子镇何家村冯家村、四川省南充市南部县熊家坝村、四川省内江市东兴斑竹村、四川省雅安汉源皇木村、四川省古蔺红光村、四川省内江资中天宝寨村、重庆市巫山县轿子村、重庆市黔江区石家镇火石垭村、四川省资阳市乐至县回龙寺村、四川省南充市阆中市华严寺村、四川省广元市昭化区金牛村 。

2.2 招标规模:

本招标项目规模内的以下事情,包括但不限于:

1)组织开展项目计划、工艺设计及施工图设计;

2)协助完成投资概算体例;

3)项目施工全历程治理(招投标及本钱历程治理除外);

4)协助装备操作及使用培训;

5)认真组织项目预验收,协助建设单位组织完工验收,并将验收及格的项目在划准时间内向运行治理单位治理移交手续;

6)缺陷责任期内质量缺陷修复的协调 。

2.3 效劳限期:条约生效至本项目质量缺陷责任期到期 。

2.4 质量要求:按现行国家验收规范及行业验收标准,抵达及格标准 。

2.5 标段划分:共1个标段 。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人:

3.1.1 须具有自力法人资格

3.1.2信誉要求:不保存投标人须知第1.4.3项划定的限制投标的情形 。

3.1.3 财务要求:无财务要求 。

3.1.4 类似项目业绩要求:2020年1月1日以来,具有1个投资额不低于800万元的衡宇修建工程(或兽医/畜牧工程)代建治理或项目治理或全历程工程咨询效劳(全历程工程咨询效劳须包括项目治理事情内容)业绩 。业绩证实质料:条约协议书;业绩时间:以条约协议书签署时间为准 。

兽医/畜牧工程指:种鸡场、商品肉鸡场、商品蛋鸡场、种猪场、商品猪场、肉牛种牛场、奶牛种牛场、肉牛场、奶牛场、种羊场、商品羊场、实验动物房工程、兽医生物制品厂工程、兽医二级以上生物实验室、草场建设工程、饲料加工厂、鸡屠宰厂、猪屠宰厂、牛屠宰厂 。

3.1.5 项目总认真人要求:具有修建工程专业二级或以上注册制作师资格或具有工程类中级及以上职称

3.1.6 项目认真人要求:即本标段14个项目的项目认真人,均须具有修建工程专业二级或以上注册制作师资格或具有工程类中级及以上职称 。

3.1.7 其他要求:项目总认真人可同时兼任14个项目中任1个项目的项目认真人本标段14个项目的项目认真人不得重复 。

3.2 本次不接受联合体投标 。

4.招标文件的获取

4.1 本项目招标文件免费获取,凡有意加入投标的单位,请于2023年1013日至2023年1019日,事情日上午9:00时至下昼17:00时,接纳线上方法获取招标文件,详细获取方法如下:

将下列资料(详见第4.2条)扫描件发送至招标人指定邮箱(TFXXXNMZB@163.com),并电话见告(联系人:孟女士,电话:13540895930),招标署理机构审核后,将招标文件以邮件方法发送至投标人指定邮箱 。

4.2 招标文件获取所需资料要求:

1)经办人先容信(原件)或法定代表人授权委托书(原件)(若只提供授权委托书则需同时提供法定代表人身份证实原件,含法定代表人身份证正背面复印件或扫描件);

2)经办人的身份证正背面复印件或扫描件;

3)营业执照副本复印件或扫描件;

4)类似项目业绩证实质料复印件或扫描件(提供类似项目业绩的条约协议书) 。

注:

①上述资料为复印件的,均需加盖投标人单位鲜章 。

②法定代表人亲自获取招标文件的,无需提供上述资料中的(1)和(2),需提供法定代表人身份证(正背面)复印件并加盖投标人单位章,以及法定代表人身份证实原件 。

③经办人先容信或法定代表人授权委托书或法定代表人身份证实中应明确投标人的指定邮箱;投标人需在投标文件递交阻止时间前1个事情日17:00前,将4.2条要求的加盖投标人单位鲜章的资料邮寄(以收到时间为准)或现场递交至四川成化工程项目治理有限公司(联系人:孟女士,联系电话:13540895930) 。如在划准时间内未按上述要求准确提供响应资料的投标人均无资格加入该项目的投标 。

④招标文件获取阶段不核验原件,投标人应对其提供的资料真实性认真,在评标阶段评标委员会以为有需要磨练原件的,投标人应提供相关资料原件,不然一切效果由投标人自尊 。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的阻止时间(投标阻止时间,下同)为20231131400,所在为成都会高新区石羊场路888号MG电子汇城3号楼3层

5.2 逾期送达的或者未送达指定所在的投标文件,招标人不予受理 。

6.宣布通告的前言

本次招标通告在中国招标投标公共效劳平台(http://www.cebpubservice.com)、成都兴城投资集团有限公司官网(http://www.cdxctz.com)及MG电子官网(/)同步宣布 。

7.联系方法

招标人:成都MG电子兴新鑫农牧科技有限公司

地点:成都会高新区石羊场路888号MG电子汇城3号楼3层

联系人:罗先生

联系电话:028-81266760

 

招标署理机构:四川成化工程项目治理有限公司

地点:成都会武侯区二环路南三段5号人南大厦B座7楼

联系人:孟女士

联系电话:13540895930